Byggdagboken | Vi bygger för ett säkert dricksvatten
| Byggdagbok |
| Varför bygger vi en råvattenledning? |
| Hur går det till att bygga en ledning? |
| Vad är partnering? |
| Kontakt |
Vi bygger för ett säkert dricksvatten
Arbete under Rönne å
30 augusti, 2016
För att kunna lägga ner rör under Rönne å behöver vi leda om ån i en tillfällig åfåra. Nu arbetar vi med att torrlägga den del av ån där rören ska grävas ner.
Vi fortsätter även arbetet med att lägga ner rören norr Rönne å.
Här syns den delen av ån som ska torrläggas
Här schaktar vi för ett rörstöd vid Rönne å. Stöden används för att hålla röret på plats vid vinkelförändringar.
Den nya tillfälliga åfåran
Arbetet med att lägga ner rör norr om Rönne å fortsätter.
Råvattenledningen på radio
19 augusti, 2016
I går sände Sveriges radio P4 Kristianstad live från Rönne å och byggandet av råvattenledningen där de intervjuade projektledaren Lars Balkfors.
Du kan lyssna på inslaget här
Arbetet löper på
4 juli, 2016
Arbetet med att lägga ner rören löper på som planerat och allt går bra. I dagsläget har vi lagt ca 600 m rör.
Vi arbetar samtidigt med förberedande arbeten för att korsa Rönne å.
Första röret på plats
3 juni, 2016
I dag lades det första röret i marken. På plats var media och representanter för Sydvatten och Peab.
Jesper Göransson, VD Peab och Håkan Fäldt, styrelseordförande Sydvatten
Pressträff och första röret i marken
1 juni, 2016
Fredagen den 3 juni kl. 10.00 läggs det första röret till den nya råvattenledningen mellan Bolmentunneln och Ringsjöverket ner i marken. Råvattenledningen byggs som ett partneringprojekt mellan Sydvatten och Peab.
Vid pressträffen medverkar bland annat Håkan Fäldt, styrelseordförande Sydvatten, Jörgen Johansson, VD Sydvatten, samt Jesper Göransson, VD Peab.
Vill du som journalist delta, kontakta Josefin Berglund, tfn: 040-35 16 58.
Dags för rörinspektion
3 maj, 2016
Nu har den andra omgången av rör levererats och inspekteras av Sydvatten och PEAB tillsammans med leverantören. Rören som är 1,6 meter i diameter är nu klara att läggas ner i marken. Inspektionen görs för att se att de är hela innan vi tar över ansvaret.
De stora rören ligger och väntar
15 mars, 2016
Leveransen av de nya rören påbörjades under vintern 2015. Rören har en diameter på 1,6 meter och totalt är det en sträcka på 2,5 mil ny ledning som ska byggas. Fram till byggstart våren 2016 förvaras ledningsrören vid Ringsjöverket.
(Foto: Annika Nyberg)
Riktkostnad klar – byggfas kan starta
12 februari, 2016
Vid Sydvattens styrelsesammanträde fredag den 12 februari beslutades att Jörgen Johansson, VD, fått i uppdrag att teckna avtal med Peab AB för bygget av råvattenledningen från Äktaboden till Ringsjöholm.
Några timmar efter sammanträdet kunde John Landin, arbetschef Peab, och Jörgen Johansson teckna avtal.
Byggdagboken
Här i byggdagboken kan du följa Sydvatten och Peab när vi bygger en ny råvattenledning mellan Äktaboden och Ringsjöholm. Bygget startar våren 2016 och beräknas vara klart sommaren 2018.
Senaste inläggen
Arbete under Rönne å
Råvattenledningen på radio
Arbetet löper på
Första röret på plats
Pressträff och första röret i marken
Sydvatten
Hyllie Stationstorg 21
215 32 Malmö
040-35 15 50
040-30 18 22
info@sydvatten.se
Peab
Huvudkontor Peab AB
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv
+46 431 890 00 (växel)
+46 431 45 15 08 (fax)